<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:TaskDescription xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.6/uma.ecore" xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.1" xmlns:rmc="http://www.ibm.com/rmc" rmc:version="7.5.1" xmi:id="-SLY9_MQQ_ykBIaLojfgzBQ" name="02_install_validate_infrastructure,_FVOHgDHMEeC7j_IRiP-WPQ" guid="-SLY9_MQQ_ykBIaLojfgzBQ" changeDate="2011-09-13T22:12:43.813-0700" version="7.5.1">
  <mainDescription>&lt;p>&#xD;
    リリースが内部で実行される環境インフラストラクチャーが、十分に構築され、テストされていなければ、リリース・パッケージを実稼働環境に導入できません。リリースが、「プッシュ」&#xD;
    (アプリケーションが集中管理ポイントから導入され、先を見越してターゲット・ロケーションに配布される) として導入されるか、「プル」 (アプリケーションが集中管理ポイントで使用可能になっており、ユーザーは自分が選択した時点でそれをプルする)&#xD;
    として導入されるかに関わらず、アプリケーションをサポートするために必要なインフラストラクチャーを検討して実装する必要があります。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p>&#xD;
    望ましいインフラストラクチャーのインストールまたは検証の重要な側面のいくつかを以下に示します。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;ul>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        環境構成の要件とコンポーネントの特定&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        インフラストラクチャー環境を確立するために必要なリード・タイムの決定&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        まだ使用可能になっていないインフラストラクチャー・コンポーネントの調達およびインストール&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        新規にインストールされたインフラストラクチャー・コンポーネントのテスト&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        新規にインストールされたコンポーネントと残りの環境構成との統合のテスト&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        以下のような、インフラストラクチャーのその他の側面も検証します。 &#xD;
        &lt;ul>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                セキュリティー・コンポーネントとそれらの統合&#xD;
            &lt;/li>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                データベース接続とセキュリティー&#xD;
            &lt;/li>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                ライセンス管理 (該当する場合)&#xD;
            &lt;/li>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                構成管理 (構成項目 (CI) の観点から)&#xD;
            &lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul></mainDescription>
  <sections xmi:id="_IAIH4-B-EeC1y_NExchKwQ" name="インフラストラクチャーのニーズの特定" guid="_IAIH4-B-EeC1y_NExchKwQ">
    <sectionDescription>今回のリリースをサポートするために必要なインフラストラクチャーのすべてのコンポーネントを特定し、記述します。これらの要件は、意図される将来のニーズではなく、完全に、まさに導入されようとしているフィーチャー・セットに基づくものでなければなりません。</sectionDescription>
  </sections>
  <sections xmi:id="_IAIu8eB-EeC1y_NExchKwQ" name="コンポーネントの調達" guid="_IAIu8eB-EeC1y_NExchKwQ">
    <sectionDescription>必要なコンポーネントを調達するため、および組織内の該当部門が発注を行うように手配するために普通にかかる時間を判断します。調達機関と連携して、注文を追跡し、その注文の問題を特定するようにしてください。最終的には、調達機関ではなく開発チームが、正しいインフラストラクチャー・コンポーネントが用意されるようにすることに責任を持ちます。</sectionDescription>
  </sections>
  <sections xmi:id="_IAIH5OB-EeC1y_NExchKwQ" name="コンポーネントのインストールのスケジュール作成" guid="_IAIH5OB-EeC1y_NExchKwQ">
    <sectionDescription>調達したコンポーネントが到着したら、実稼働環境を制御する IT&#xD;
運用グループによってそれらのコンポーネントがインストールされるようにスケジュールします。この時点で、開発チームはインストールが正しく行われたことを確認するためのテストを作成しているはずです。</sectionDescription>
  </sections>
  <sections xmi:id="_IAIH4uB-EeC1y_NExchKwQ" name="コンポーネントのインストールとテスト" guid="_IAIH4uB-EeC1y_NExchKwQ">
    <sectionDescription>コンポーネントがインストールされたら、直前のステップで作成された検証テストを実行する準備をします。これらのテストは、個々のコンポーネントが作動可能かどうかを検証するだけでなく、相互の統合と、既存のコンポーネントとの統合も検証する必要があります。</sectionDescription>
  </sections>
  <sections xmi:id="_IAIu8OB-EeC1y_NExchKwQ" name="コンポーネントのその他の側面の検証" guid="_IAIu8OB-EeC1y_NExchKwQ">
    <sectionDescription>&lt;p>&#xD;
    検証テストの進行中に、開発チームは、新規にインストールされたコンポーネントがシステム・セキュリティー全体にどのように影響するか、データベース接続とセキュリティーで暗号漏えいがあったかどうか、および CI&#xD;
    のインベントリーを含む構成管理データベースにどのような影響があるかについても、検討する必要があります。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p>&#xD;
    また、エンタープライズ・ライセンスの文書化と追跡を担当する部門と、新規コンポーネントのライセンスの問題について調整します。&#xD;
&lt;/p></sectionDescription>
  </sections>
  <purpose>このタスクの目的は、リリースの正常な実施をサポートするために必要な、すべてのインフラストラクチャー・コンポーネントが用意されるようにすることです。</purpose>
</org.eclipse.epf.uma:TaskDescription>
