<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:GuidanceDescription xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.6/uma.ecore" xmlns:rmc="http://www.ibm.com/rmc" rmc:version="7.5.1" xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.1" xmi:id="-pR6ni3h0dcW2muuMCoRzgw" name="development_case_project,_uWZwAF3gEd-8pIBWBGuz7w" guid="-pR6ni3h0dcW2muuMCoRzgw" changeDate="2018-08-22T14:36:39.545-0700" version="7.1.0">
  <mainDescription>&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
XYZ 專案程序&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1. 簡介&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
1.1 用途&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
此文件說明「專案 XYZ」所遵循的程序。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1.2 定義、字首語及縮寫&#xD;
&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
如需此專案所使用的完整術語清單，請參閱 &lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>XYZ 專案名詞解釋&lt;/font>&lt;/u> (XYZ-GLO)。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1.3 概觀&#xD;
&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
「專案 XYZ」大致上遵循 &lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>Disciplined Agile Delivery for ABC V2.0&lt;/font>&lt;/u> (DAD-ABC)（ABC 規範性敏捷式交付 2.0 版）程序配置，此為「ABC 公司」大部分專案所採用的預設軟體開發程序。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
此開發案例的其餘部分說明此專案偏離標準程序的程度。其中說明如何針對「XYZ 專案」的需要來自訂生命週期模型、專業領域工作流程、工作成果使用情形及關聯的角色。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    2. 生命週期&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
「XYZ 專案」修改 DAD-ABC 中所述的標準生命週期，如下所示：&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;div class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    &lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
        &lt;li>&#xD;
捨棄「詳細闡述」階段及「生命週期架構」里程碑，以遵循更進一步的演進式架構方法。不過，每週專案狀態報告仍會報告架構風險的增減情況。&#xD;
        &lt;/li>&#xD;
    &lt;/ul>&#xD;
&lt;/div>&#xD;
&lt;p>&#xD;
因此，階段及里程碑可能如下所示：&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
初始階段&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
利害關係人達成的共識&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
建構階段：&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
功能充足&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
轉移階段&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
正式作業準備就緒&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    3. 實務&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
「專案 XYZ」遵循 DAD-ABC 中的所有實務，只有「階段性整合」除外。此專案很小，只需要單一整合串流即可，不需要專屬的整合人員角色。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    4. 工作成果&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p>&#xD;
在工作成果方面，下面列出「XYZ 專案」偏離 DAD-ABC 的部分：&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
內部正式檢閱及核准由「產品經理」角色執行，而不是由 &lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>ABC Governance Process&lt;/font>&lt;/u> (ABC-GOV)（ABC 控管程序）所建立的外部「專案檢閱機構」執行。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
放棄「全球化計劃」：XYZ 產品首先將於北美洲上市，因此要求放棄翻譯。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
不製作「軟體架構文件」；反之，我們會從視覺化建模工具自動產生報告。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
新增「分鏡腳本」的構件，這些構件會在 Engineering Requirements Management DOORS Next 工具中進行維護&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
使用 Engineering Workflow Management 工具來擷取「使用者腳本」說明及相關的工作。Engineering Workflow Management 中的「使用者腳本」已鏈結至 Engineering Requirements Management DOORS Next 中個別的「分鏡腳本」。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    5. 報告&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
因為需要瞭解已分配給 XYZ 專案團隊且由該團隊修正的各種高階系統需求，所以除了 ABC-GOV 所需的標準度量外，「團隊領導人」還必須收集「需求可追蹤性涵蓋面」度量，並使用 Rational Insight 工具來產生這些度量。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
相對於 ABC-GOV 指示的每月擷取一次所有度量的 Snapshot，團隊領導人是每 2 週擷取一次。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    6. 角色&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
在團隊中增加「課程編撰員」角色 - 在專案中，我們需要產生訓練教材。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
此專案的「團隊領導人」將涵蓋「專案經理」及「架構設計師」兩種角色。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
附註：&lt;u>&lt;font     color=&quot;#0000ff&quot;>XYZ 專案計劃&lt;/font>&lt;/u> (XYZ-PPLAN) 中記載將特定個人指派到特定角色或工作職位的情形。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    7. 專案特定準則及程序&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;ul>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>XYZ 開發環境入門&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>ABC 架構準則&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>Q 語言程式設計準則&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>需求管理準則&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>配置及變更管理準則&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul></mainDescription>
</org.eclipse.epf.uma:GuidanceDescription>
