<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:GuidanceDescription xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.6/uma.ecore" xmlns:rmc="http://www.ibm.com/rmc" rmc:version="7.5.1" xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.1" xmi:id="-pR6ni3h0dcW2muuMCoRzgw" name="development_case_project,_uWZwAF3gEd-8pIBWBGuz7w" guid="-pR6ni3h0dcW2muuMCoRzgw" changeDate="2018-08-22T14:36:39.545-0700" version="7.1.0">
  <mainDescription>&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    XYZ プロジェクト・プロセス&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1. はじめに&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
        1.1 目的&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    この文書では、プロジェクト XYZ が従うプロセスについて説明します。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1.2 定義、頭字語、略語&#xD;
&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    このプロジェクトで使用されている用語の総合的なリストについては、「&lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>XYZ プロジェクト用語集&lt;/font>&lt;/u>」(XYZ-GLO) を参照してください。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h4 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    1.3 概要&#xD;
&lt;/h4>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    一般に、プロジェクト XYZ は「&lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>ABC V2.0 の統制アジャイル・デリバリー&lt;/font>&lt;/u>」(DAD-ABC) プロセス構成に従います。これは、ABC 社のほとんどのプロジェクトに対するデフォルトのソフトウェア開発プロセスです。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    この開発個別定義書の残りの部分では、このプロジェクトが標準プロセスとどう異なるかについて説明します。ライフ・サイクル・モデル、作業分野ワークフロー、ワーク・プロダクトの使用状況、および関連付けられたロールが XYZ プロジェクトのニーズに合わせてどのようにカスタマイズされているかを説明します。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3 class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    2. ライフ・サイクル&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    XYZ プロジェクトでは、DAD-ABC に記載されている標準ライフ・サイクルを次のように変更しています。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;div class=&quot;Section1&quot;>&#xD;
    &lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
        &lt;li>&#xD;
            より革新的なアーキテクチャー・アプローチに従うために、「推敲」フェーズおよび「ライフ・サイクル・アーキテクチャー」マイルストーンを除去します。ただし、毎週のプロジェクト状況報告で、アーキテクチャー・リスクについての進行状況を報告します。         &lt;/li>&#xD;
    &lt;/ul>&#xD;
&lt;/div>&#xD;
&lt;p>&#xD;
    したがって、フェーズとマイルストーンは次のようになります。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        方向付けフェーズ&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                利害関係者の合意の獲得&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        作成フェーズ:&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                十分な機能&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
移行フェーズ&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li style=&quot;LIST-STYLE-TYPE: none&quot;>&#xD;
        &lt;ul type=&quot;circle&quot;>&#xD;
            &lt;li>&#xD;
                実動の準備&#xD;
&lt;/li>&#xD;
        &lt;/ul>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    3. プラクティス&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    プロジェクト XYZ は、「段階的な統合」を除く、DAD-ABC のすべてのプラクティスに従います。プロジェクトは小さいため、1 つの統合ストリームのみで済みます。専用の統合担当者ロールは不要です。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    4. ワーク・プロダクト&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p>&#xD;
    ワーク・プロダクトに関して XYZ プロジェクトが DAD-ABC と異なる点は、次のとおりです。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;ul type=&quot;square&quot;>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        「&lt;u>&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>ABC ガバナンス・プロセス&lt;/font>&lt;/u>」(ABC-GOV) によって外部のプロジェクト・レビュー権限が設定されるのに対し、「内部的に公式」のレビューおよび承認がプロダクト・マネージャーのロールによって行われます。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        グローバリゼーション計画が撤回されます。XYZ プロジェクトは最初は北アメリカで市販されるため、翻訳の放棄が要求されます。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        ソフトウェア・アーキテクチャー文書は作成されません。代わりに、ビジュアル・モデリング・ツールから自動化レポートを生成します。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        ストーリーボードの新規成果物が追加されました。これは、Engineering Requirements Management DOORS Next ツールで保守します。&#xD;
&lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        Engineering Workflow Management ツールを使用して、ユーザー・ストーリーの説明および関連作業を取り込みます。Engineering Workflow Management の各ユーザー・ストーリーは、Engineering Requirements Management DOORS Next の対応するストーリーボードにリンクされます。&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    5. レポート&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    ABC-GOV で要求される標準メトリックスに加えて、チーム・リーダーは、XYZ プロジェクト・チームに割り振られて調整された概要的なシステム要件に注意を払う必要があるので、要求追跡可能性範囲のメトリックスを収集し、Rational Insight ツールを使用してそれらを生成します。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    チーム・リーダーは、ABC-GOV で示されているように 1 カ月に 1 回ではなく、2 週間ごとにすべてのメトリックスのスナップショットを取得します。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    6. ロール&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    トレーニング資料を生成するために必要なプロジェクトの一部として、コース開発者のロールがチームに追加されました。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    このプロジェクトのチーム・リーダーは、プロジェクト・マネージャーとアーキテクトの両方のロールをカバーするものと見なされます。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;p class=&quot;MsoBodyText&quot;>&#xD;
    メモ: 特定のロールや職位への具体的な個人の割り当ては、「&lt;u>&lt;font     color=&quot;#0000ff&quot;>XYZ プロジェクト計画書&lt;/font>&lt;/u>」(XYZ-PPLAN) に記載されています。&#xD;
&lt;/p>&#xD;
&lt;h3>&#xD;
    7. プロジェクト固有のガイドラインと手順&#xD;
&lt;/h3>&#xD;
&lt;ul>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>XYZ 開発環境入門&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>ABC アーキテクチャーのガイドライン&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>Q 言語プログラミングのガイドライン&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>要求管理のガイドライン&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
    &lt;li>&#xD;
        &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;>&lt;u>構成と変更管理のガイドライン&lt;/u>&lt;/font>&#xD;
    &lt;/li>&#xD;
&lt;/ul></mainDescription>
</org.eclipse.epf.uma:GuidanceDescription>
